Liên hệ qua Hotline

Liên hệ qua Zalo

Liên hệ qua Email

Liên hệ qua Facebook

Xây dựng Nha Trang - Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Minh Thành

https://xaydungminhthanh.com.vn

Dự án xây mới 3 cầu trên Tỉnh lộ 8B: Kiến nghị khẩn trương bàn giao mặt bằng

Dự án Xây dựng mới thay thế 3 cầu Thác Ngựa, Sông Giang, Sông Chò trên tuyến Tỉnh lộ 8B (thuộc các xã Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh và Bắc Khánh Vĩnh) đang chậm tiến độ do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng. Dự án đang đối mặt với nguy cơ tạm dừng thi công nếu địa phương không kịp bàn giao thêm mặt bằng.

Tổng vốn đầu tư 287 tỷ đồng
Cầu Sông Chò đã cơ bản hoàn thành, nhưng chưa có mặt bằng để làm đường dẫn 2 đầu cầu.

Cầu Sông Chò đã cơ bản hoàn thành, nhưng chưa có mặt bằng để làm đường dẫn 2 đầu cầu.

Dự án Xây dựng mới thay thế 3 cầu Thác Ngựa, Sông Giang, Sông Chò trên tuyến Tỉnh lộ 8B là công trình cấp III, với tổng vốn đầu tư 287 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 1-2025, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12-2025, với mục tiêu bảo đảm giao thông thông suốt vào mùa mưa lũ trên tuyến. Tuy nhiên, dự án đang chậm tiến độ do chưa được bàn giao mặt bằng các vị trí đường dẫn cầu.
Hiện nay, các địa phương đang phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện giải tỏa 4,5ha đất với 104 trường hợp bị giải tỏa. Cụ thể, xã Khánh Vĩnh (phạm vi cầu Thác Ngựa) đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 6/7 trường hợp giải tỏa. Xã Tây Khánh Vĩnh (phạm vi cầu Thác Ngựa) đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 18/19 trường hợp giải tỏa. Xã Trung Khánh Vĩnh (phạm vi cầu Sông Giang) có 48 trường hợp giải tỏa đang thực hiện thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Xã Bắc Khánh Vĩnh (phạm vi cầu Sông Chò) đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 16/30 trường hợp giải tỏa.

Đến nay, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh (chủ đầu tư dự án) chỉ mới nhận mặt bằng bao gồm các thửa sông, suối do UBND các xã quản lý để tổ chức thi công phần cầu. Cụ thể, cầu Thác Ngựa đã thi công hoàn thành các hạng mục cọc khoan nhồi, mố trụ cầu, dầm cầu; đang thi công dầm ngang và bản mặt cầu; cầu Sông Giang đã thi công hoàn thành các hạng mục cọc khoan nhồi, mố trụ cầu, dầm cầu, bản mặt cầu; đang thi công gờ lan can cầu. Cầu Sông Chò đã thi công hoàn thành các hạng mục cọc khoan nhồi, mố trụ cầu, dầm cầu, bản mặt cầu; đang thi công gờ lan can cầu.

Nguy cơ tạm dừng thi công do vướng mặt bằng

Ông Đoàn Tùng Lâm - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh cho biết, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh nói chung và các xã: Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Đông Khánh Vĩnh, Bắc Khánh Vĩnh xảy ra mưa lớn, kèm theo nước lũ dâng cao trên các sông trong khu vực làm các cầu treo, bờ tràn dọc tuyến Tỉnh lộ 8B bị ngập hoàn toàn. Nhiều khu vực bị chia cắt, việc tham gia giao thông của người dân hết sức khó khăn, nguy hiểm. Do đó, việc xây dựng mới thay thế 3 cầu Thác Ngựa, Sông Giang, Sông Chò trên tuyến Tỉnh lộ 8B là hết sức quan trọng và cần thiết nhằm phục vụ việc đi lại của người dân. Tuy nhiên hiện nay, đối với các hạng mục còn lại (đường dẫn, tường chắn...) thuộc phạm vi mặt bằng các hộ gia đình và tổ chức vẫn chưa được UBND các xã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Do đó, công trình có khả năng tạm dừng thi công trong tháng 1-2026.

Theo ông Lâm, việc không hoàn thành phê duyệt các trường hợp giải tỏa trong năm 2025 sẽ buộc phải kéo dài thời gian giải phóng mặt bằng sang năm 2026. Khi đó nguy cơ thay đổi về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư là rất lớn, có thể dẫn đến việc phải rà soát, điều chỉnh lại toàn bộ phương án đã lập, làm phát sinh chi phí, kéo dài thời gian thực hiện và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ chung của dự án. Vì vậy, Ban Quản lý dự án đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các xã: Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh và Bắc Khánh Vĩnh khẩn trương hoàn thành việc thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Cầu Thác Ngựa có tổng chiều dài 460m, gồm 4 nhịp; bề rộng 14m gồm phần xe chạy rộng 10m, phần lề bộ hành và lan can rộng 4m. Cầu Sông Giang có chiều dài 500m, gồm 3 nhịp; có chiều rộng 14m, trong đó phần xe chạy rộng 10m, phần lề bộ hành và lan can rộng 4m. Cầu Sông Chò có chiều dài 350m, gồm 3 nhịp; bề rộng 14m, trong đó phần xe chạy rộng 10m, phần lề bộ hành và lan can rộng 4m. Cả 3 cây cầu đều nằm trên Tỉnh lộ 8B với chiều dài gần 16km, có điểm đầu thuộc xã Khánh Vĩnh, điểm cuối giao với Tỉnh lộ 8. Đây là trục đường kết nối, giao thương vùng Khánh Vĩnh, Ninh Hòa đi Quốc lộ 26 để lên các tỉnh Tây Nguyên.
 

Tác giả: Minh Thành, VĂN KỲ

Nguồn tin: baomoi.com

Công Ty Minh Thành tự hào là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng tại Nha Trangthiết kế nội thất Nha Trang, mang đến những giải pháp tối ưu từ khâu ý tưởng đến khi hoàn thiện.
Hãy để Minh Thành chuyên xây dựng trọn gói tại Nha Trang giúp bạn xây dựng nên những giá trị bền vững.
Với đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư và thợ thi công lành nghề.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây