Liên hệ qua Hotline

Liên hệ qua Zalo

Liên hệ qua Email

Liên hệ qua Facebook

Xây dựng Nha Trang - Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Minh Thành

https://xaydungminhthanh.com.vn

Dự án Đường giao thông liên vùng Khánh Sơn - Khánh Vĩnh: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Sáng 15-1, đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đi kiểm tra tiến độ và nghe báo cáo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc Dự án Đường giao thông từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận (Dự án Đường giao thông liên vùng Khánh Sơn - Khánh Vĩnh).
Công trường đường giao thông liên vùng Khánh Sơn - Khánh Vĩnh đoạn qua xã Khánh Vĩnh.

Công trường đường giao thông liên vùng Khánh Sơn - Khánh Vĩnh đoạn qua xã Khánh Vĩnh.

Giải phóng mặt bằng còn chậm  

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh (chủ đầu tư dự án), Dự án Đường giao thông liên vùng Khánh Sơn - Khánh Vĩnh đi qua 3 xã: Khánh Vĩnh, Khánh Sơn và Tây Khánh Sơn. Đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã hoàn thành kiểm kê, thống kê tài sản trên đất và niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường. Về phê duyệt phương án bồi thường, xã Khánh Vĩnh mới phê duyệt được 246/437 trường hợp, xã Khánh Sơn 189/203 trường hợp, xã Tây Khánh Sơn 409/409 trường hợp. Công tác chi trả tiền bồi thường đã hoàn thành: 228/437 trường hợp tại xã Khánh Vĩnh, 118/203 trường hợp tại xã Khánh Sơn và 211/409 tại xã Tây Khánh Sơn (dự kiến chi trả tiền hoàn tất 100% trước ngày 22-1). Hiện nay, các địa phương vẫn còn vướng một số hộ dân chưa chấp nhận phương án bồi thường; một số thửa đất vướng tranh chấp.

Đối với việc di dời hệ thống lưới điện trung hạ áp và điện chiếu sáng, xã Khánh Vĩnh phải di dời khoảng 7,54km lưới điện trung hạ áp, đến nay đã thi công 40/48 móng trụ, đạt 83,3%. Xã Khánh Sơn và xã Tây Khánh Sơn cần di dời khoảng 6,76km lưới điện trung, hạ áp và khoảng 7,65km hệ thống chiếu sáng, hiện đã thi công 36/69 móng trụ, đạt 52,17%; phần chiếu sáng đã thi công 43/194 móng trụ, đạt 22,16%. Ngoài ra, dự án còn phải di dời khoảng 21km tuyến đường ống nước sinh hoạt qua địa bàn các xã Khánh Sơn và Tây Khánh Sơn. Ngày 5-1, Ban Quản lý dự án đã có thông báo khởi công xây dựng hạng mục này; hiện nhà thầu thi công và tư vấn giám sát đang huy động nhân lực, thiết bị để triển khai. 

Theo lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh, dự án được chia thành 3 đoạn tuyến. Đến nay, đoạn 1 và đoạn 3 đã triển khai thi công khoảng 3km phần nền đường đã được bàn giao mặt bằng và 18 vị trí cống các loại; đoạn 2 vẫn chưa triển khai do chưa hoàn tất công tác tận thu lâm sản. Ngoài ra, toàn tuyến đầu tư xây dựng mới 15 cầu, cải tạo sửa chữa 2 cầu, hiện đã thi công được 3 cầu. Năm 2025, dự án được bố trí hơn 509,5 tỷ đồng, gồm hơn 139,5 tỷ đồng vốn địa phương và 370 tỷ đồng vốn Trung ương. Đến nay, dự án thành phần xây lắp mới giải ngân được gần 33,5 tỷ đồng/370 tỷ đồng; dự án giải phóng mặt bằng giải ngân được gần 116,6 tỷ đồng/hơn 139,5 tỷ đồng. 

Phải bàn giao đoạn 2 để điều phối vật liệu

Ông Đặng Hữu Tài - Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh cho biết, theo thiết kế, đoạn 2 là khu vực cung cấp nguồn vật liệu được tận dụng trong quá trình đào nền để phục vụ thi công toàn tuyến. Tuy nhiên, đến nay đoạn này chưa được bàn giao mặt bằng do chưa có phương án xử lý tài sản khai thác tận dụng lâm sản. Việc chậm bàn giao đoạn 2 khiến các đoạn 1 và đoạn 3, dù có đủ mặt bằng để triển khai thi công đồng loạt, vẫn gặp nhiều khó khăn do chưa điều phối được nguồn vật liệu. Trước thực tế này, Ban Quản lý dự án kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị chủ rừng cùng đơn vị có liên quan sớm thống nhất phương án xử lý tài sản khai thác tận dụng lâm sản, bàn giao mặt bằng để bảo đảm tiến độ dự án.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Huyền nhấn mạnh, Dự án Đường giao thông liên vùng Khánh Sơn - Khánh Vĩnh là công trình được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, thường xuyên chịu sự giám sát về tiến độ. Trong khi đó, công tác giải ngân của dự án quá chậm, không có mặt bằng để thi công. Đồng chí yêu cầu các địa phương và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành bồi thường, bàn giao mặt bằng trước ngày 31-1, tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công theo yêu cầu của Trung ương và của tỉnh.

Đồng chí Lê Huyền giao UBND xã Tây Khánh Sơn phải hoàn tất chi trả tiền đền bù cho người dân trước ngày 23-1; UBND xã Khánh Sơn khẩn trương phê duyệt phương án đền bù và chi trả tiền cho 71 trường hợp; UBND xã Khánh Vĩnh phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức đối thoại với 53 trường hợp chưa đồng thuận phương án bồi thường; đồng thời xử lý các vướng mắc liên quan đất lâm nghiệp, đất vắng chủ, không có hồ sơ pháp lý. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát hồ sơ đất đai liên quan đến Công viên Du lịch Yang Bay để giải quyết dứt điểm các tồn tại. Đối với kiến nghị của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh về phương án xử lý tài sản khai thác tận dụng lâm sản, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương liên hệ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xin ý kiến hướng dẫn về phương án xử lý tài sản khai thác, tận dụng lâm sản, bảo đảm tuân thủ quy định và tiến độ dự án.

Dự án Đường giao thông liên vùng Khánh Sơn - Khánh Vĩnh có tổng diện tích đất chiếm dụng sơ bộ gần 129ha, trong đó đất nông nghiệp hơn 8,6ha; đất ở khoảng 6,7ha; đất giao thông gần 24,8ha; đất rừng đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác gần 75,6ha. Dự án có chiều dài khoảng 56,7km đường cấp III miền núi, tốc độ thiết kế 60km/giờ; đoạn qua địa hình khó khăn, hiểm trở, độ dốc cao, gấp khúc tốc độ thiết kế 40km/giờ. Tuyến đường có 2 làn xe; tổng chiều rộng nền 9m, trong đó mặt đường rộng 6m.

Tác giả: Minh Thành, VĂN KỲ

Nguồn tin: baokhanhhoa.vn

Công Ty Minh Thành tự hào là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng tại Nha Trangthiết kế nội thất Nha Trang, mang đến những giải pháp tối ưu từ khâu ý tưởng đến khi hoàn thiện.
Hãy để Minh Thành chuyên xây dựng trọn gói tại Nha Trang giúp bạn xây dựng nên những giá trị bền vững.
Với đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư và thợ thi công lành nghề.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây